Work item: ORCH-061
Repo: orchestrator
Branch: feature/ORCH-061-bug-deploy-staging-development
Stage: analysis
Title: BUG: deploy-staging петля — откат на development (self-deploy)

Description:
Симптом: на стадии deploy-staging для self-hosting orchestrator задача откатывается deploy-staging -> development и крутится по кругу.ДВЕ подтверждённые причины (ORCH-58 + ORCH-60):1. check_staging_status FAILED (ложный). deployer гоняет staging_check.py, тот падает на C9a/C9b (sandbox e2e: branch not found + analyst job in queue) с пометкой «Plane comment check skipped: bot-tokens not added to SANDBOX project». 8/10 PASS, 2 ложных FAIL из-за ненастроенных bot-токенов SANDBOX-проекта. QG check_staging_status -> FAILED -> rollback deploy-staging->development. Это НЕ регресс кода, а отсутствие sandbox-настроек.2. no changes to commit. для action-стадий (деплой = рестарт/retag, не правка кода) deployer exit0 + «no changes» тоже трактуется stage_engine как недовыполнение -> откат.Последствие: прод-деплой self-hosting репо НЕВОЗМОЖЕН автономно — ORCH-58 и ORCH-60 доводились ВРУЧНУЮ (merge PR + build-once retag + --deploy). Прямой блокер автономного внедрения (эпик ORCH-54).Fix-направления (одно или оба):(а) Настроить sandbox bot-токены в SANDBOX Plane-проект, чтобы staging_check C9a/C9b проходили честно (10/10). Тогда check_staging_status не будет ложно падать.(б) Отвязать advance deploy-стадии от git-changes для self-deploy репо: успех = exit0 + health PASS (+ опц. staging_check), а не наличие коммита.Acceptance: ORCH-задача для self-hosting orchestrator проходит deploy-staging -> deploy -> Done БЕЗ ручного вмешательства и без петли. Priority P0.