# 10 — Технические риски: ORCH-059

Work Item: **ORCH-059** · Repo: `orchestrator` · ведёт: архитектор
Связано: `06-adr/ADR-001-confirm-deploy-status.md`.

| ID | Риск | Вероятн. | Влияние | Митигация | Проверка |
|----|------|----------|---------|-----------|----------|
| R-1 | Ключ `confirm_deploy` отсутствует в `_DEFAULT_STATES` / у проектов без статуса → `KeyError` в webhook-пути | Сред | Выс (краш обработчика) | Доступ ТОЛЬКО через `.get("confirm_deploy")`; `_DEFAULT_STATES` не содержит ключ намеренно; отсутствие → ветка не активируется (fail-closed) | TC-03, AC-7 |
| R-2 | `Approved` на `deploy` после правки вызывает `check_deploy_status` (вердикта нет) → ложный откат БАГ-8 / ложный advance | Выс | Выс (петля dev↔deploy, ложный rollback прода) | Блок Фазы B возвращается рано для `deploy + finished_agent is None` self-hosting в ОБОИХ случаях; `Approved` → `note=approved-on-deploy-noop`, QG не запускается | TC-05, TC-07, TC-11, AC-3 |
| R-3 | Самоправка прода требует внепланового рестарта прод-контейнера | Низ | Выс (встаёт конвейер всех проектов) | Изменение — чистая маршрутизация в коде; выкат через штатный `deploy-staging` (8501) → `deploy`; sentinel-состояние ORCH-036 не трогаем | AC-9, RG-01 |
| R-4 | `Confirm Deploy` прислан на не-`deploy` стадии (оператор ошибся) → срабатывает как обычный approve и продвигает чужой гейт | Низ | Сред | `handle_confirm_deploy` гардит `stage == "deploy"`; иначе no-op с логом | TC-04 (+ ручная верификация) |
| R-5 | Кэш `get_project_states` закэширован до создания статуса «Confirm Deploy» → ключ не виден после конфигурации Plane | Сред | Сред (деплой не запускается) | После создания статуса в Plane — `reload_project_states(orch)` или штатный рестарт по стадии `deploy`; зафиксировано в `07-infra-requirements.md` | ручная верификация |
| R-6 | Новый kwarg `confirm_deploy` ломает существующие вызовы `advance_stage` (launcher/reconciler/finalizer) | Низ | Выс | keyword-only с дефолтом `False`; все вызовы передают `finished_agent`; не-`deploy`/finished_agent≠None пути не затронуты | RG-01, AC-9 |
| R-7 | Регрессия идемпотентности Фазы B (двойной `Confirm Deploy`) | Низ | Сред | Внутренности `_handle_self_deploy_phase_b` (маркер `initiated`) не меняются; меняется только триггер | TC-08, AC-5 |
| R-8 | Реконсилятор F-1 на `deploy` (finished_agent=None) меняет поведение | Низ | Низ (улучшение) | Намеренно: раньше неявно мог войти в Фазу B, теперь → no-op. Прод-деплой инициируется только явным `Confirm Deploy`. Документировано в ADR/README | RG-01 |
| R-9 | Несовпадение имени статуса в Plane и `_PLANE_NAME_TO_KEY` (регистр/пробел) → ключ не резолвится | Сред | Сред (деплой не запускается, fail-closed) | Точное имя «Confirm Deploy» (case-sensitive) — требование среды в `07-infra-requirements.md`; маппинг ровно этой строкой | TC-01, TC-02 |

## Сводный вывод
Все риски — низкого/среднего остаточного уровня после митигаций. Доминирующий
класс — **fail-closed**: любая неполнота конфигурации (нет статуса, протухший кэш,
недоступный API) приводит к «деплой не запускается», а не к «деплой запускается
вслепую» или к крашу. Контракты конвейера (`STAGE_TRANSITIONS`, `QG_CHECKS`,
`check_deploy_status`, Фазы A/C, merge-gate, схема БД) не затрагиваются, поэтому
поверхность регрессии ограничена тремя модулями (`plane_sync.py`,
`webhooks/plane.py`, `stage_engine.py`).
