# 10 — Технические риски (ORCH-043)

Merge-gate + auto-rebase + re-test. Риски, их влияние и меры снижения. Привязка к AC.

| # | Риск | Влияние | Снижение | AC |
|---|------|---------|----------|----|
| R-1 | **Дедлок при `max_concurrency=1`**: блокирующее ожидание merge-lock в `advance_stage` держит единственный worker-слот, а задаче-холдеру тот же слот нужен для merge. | Полная остановка конвейера (self-hosting = все проекты). | Acquire **неблокирующий**; busy → **defer** (re-enqueue с задержкой, слот освобождается), НЕ блокирующее ожидание. | AC-5 |
| R-2 | **Потерянный PR-merged вебхук** → lease не освобождается вовремя. | Следующая задача ждёт до тайм-аута. | Реклейм lease по возрасту `merge_lock_timeout_s`; release продублирован в `deploy→done` и в откатах. | AC-5 |
| R-3 | **Краш сервиса под lease** (зависший lease-файл после рестарта). | Блокировка merge репо. | Файловый lease с реклеймом по возрасту + `pid`; идемпотентный re-acquire холдером. Restart-safe. | AC-5, AC-9 |
| R-4 | **Долгий re-test (до 600s)** держит worker-слот и блокирует прочие задачи. | Замедление конвейера. | Жёсткий тайм-аут `merge_retest_timeout_s` + kill; осознанная стоимость re-test-перед-merge. | AC-6 |
| R-5 | **Случайный push/force-push в `main`** из логики гейта. | Прямая порча `main` прод-инструмента. | Код гейта НИКОГДА не пушит `main`; единственная force — `--force-with-lease` по ветке задачи; покрыто тестом-стражем. | AC-7 |
| R-6 | **Необработанное исключение** из гейта всплывает в `advance_stage`. | Падение авто-advance, зависшая задача. | Контракт **never-raise** во всех функциях `merge_gate.py` и `check_branch_mergeable`: исключение → `(False, reason)`. | AC-9 |
| R-7 | **Git-операции в общем clone** `/repos/<repo>` вместо worktree → S-4-гонка параллельных задач. | Порча рабочих копий, ложные конфликты. | Все операции — в worktree ветки (`ensure_worktree`/`get_worktree_path`). | AC-8 |
| R-8 | **Defer-петля** (lease вечно busy из-за залипшего холдера) → бесконечные перепрогоны staging. | Зацикливание, расход токенов/CPU. | `merge_defer_max_attempts` + Telegram-эскалация + блокировка; реклейм lease (R-2/R-3) снимает первопричину. | AC-5, AC-11 |
| R-9 | **rebase --force-with-lease** помечает прежний approve ревьюера stale и пересоздаёт head PR. | Теоретическая потеря «зелёного» статуса PR. | На стадии `deploy` ревью повторно не проверяется; re-test в гейте — авторитетная проверка. Документировано в ADR. | AC-2 |
| R-10 | **Re-test-команда не подходит чужому репо** (раскладка enduro-trails ≠ orchestrator). | Ложный красный re-test на не-self-hosting репо. | Гейт по умолчанию реален ТОЛЬКО для `orchestrator`; прочие — no-op; `merge_retest_target` параметризует цель. | AC-12, BR-7 |
| R-11 | **Дрейф snapshot-реестра** при добавлении QG. | Красные тесты / расхождение контракта. | Обновить `_EXPECTED_QGS` (+`check_branch_mergeable`) осознанно; `_EXPECTED_TRANSITIONS` НЕ менять (стадии не трогаем). | AC-10 |
| R-12 | **Рестарт/падение прод-контейнера** `orchestrator` в рамках задачи. | Остановка конвейера всех проектов. | Не трогаем `.env*`/`docker-compose.yml`/инфру; обязательная страховка `deploy-staging` (8501). | AC-14 |
| R-13 | **Регресс существующих тестов** от изменения `advance_stage`/`gitea.handle_pr`. | Поломка конвейера. | `pytest tests/ -q` целиком зелёный; изменения аддитивны (новая ветвь на ребре, существующие пути не меняются). | AC-15 |

## Остаточные риски (принимаются)
- **Скрытый под-гейт** (merge-gate не отражён в `STAGE_TRANSITIONS`) — плата за минимальный
  blast-radius; смягчён документацией (README + ADR).
- **Лишний прогон staging** при defer — переиспользование очереди вместо нового job-типа.
